Plan+de+Trabajo

Punto 3 Proponer plan de trabajo que resuelva la situación específica planteada en el caso y argumentarlo en términos pedagógicos y organizativos



Teniendo en cuenta que para el próximo curso escolar se quiere empezar a impartir la asignatura, considero adecuado que el equipo de trabajo formado por 8 personas se pongan a diseñar el grado ya mismo. Para ello utilizaremos la siguiente tabla donde haremos visible la participación de cada uno, la tarea que se hará y en momento. Emma y Ángel. || (Web, __con__ audio, video y animaciones flash) || Guillermo || atención a los posibles problemas detectados para evitar que aparezcan durante la puesta en marcha de la prueba piloto ||  || Carlos y Lidia ||
 * **FASE** || **Acciones** || **Productos** || **Implicados** ||
 * ** 1. Formulación ** || 7 enero – 15 enero || Identificar especificaciones de los productos e identificar acciones. || Hoja de encargo para el equipo de trabajo. || Carlos y Lidia.
 * ** 2. Definición del modelo de asignatura ** || 16 enero-17 febrero || justificación metodológica (contextualización, metodología, elementos y recursos de la acción formativa, etc.). ||  || Isa y Eduardo ||
 * ** 3. Diseño gráfico de los elementos del modelo ** || 18 febrero || interfaces de los principales elementos (espacios, herramientas, recursos, etc.) || Desarrollo de la plataforma Moodle || Toñi ||
 * ** 4. Diseño funcional y tecnológico de los elementos del modelo ** ||  || navegación, funcionamiento y usabilidad de los elementos (espacios, herramientas, recursos, etc.) y material y recursos interactivos, y elementos del entorno virtual. || Desarrollo de los diferentes materiales que se pondrán a disposición en la plataforma
 * ** 5. Documentación del desarrollo del modelo ** ||  || guía metodológica, guía para la formación de autores, guía para la formación de profesores en línea, hojas de estilo, maqueta ilustrativa del funcionamiento de las principales interfaces, guía tecnológica con las especificaciones para el desarrollo de los elementos, etc. ||   || Mireia y Sebas ||
 * ** 6. Procesos, procedimientos y acciones para la puesta en marcha ** || 1-30 junio || acciones formativas para formadores y autores, procesos de selección y encargo, definición de perfiles, procesos de edición, etc.
 * ** 7. Prueba piloto ** || 1-30 julio || se probará durante un mes que todo lo diseñado es adecuado y se observarán puntos a mejorar. ||  ||   ||
 * ** 8. Mejoras ** || 1-30 agosto y septiembre || se mejorarán todos aquellos puntos observados en la prueba piloto. ||  || todos ||
 * ** 9. Puesta en marcha ** || Comienzo Octubre || es el momento de poner en marchar el curso ||  ||   ||

Otro enfoque de la planificación temporal (Fernando)


 * Enero **
 * **Lunes ** || **Martes ** || **Miércoles ** || **Jueves ** || **Viernes ** ||
 * **7 **


 * Selección de perfiles: **


 * **Análisis de CV **
 * **Entrevistas con profesionales **


 * Responsable/s:**
 * Coordinador del proyecto** || **8** || **9**


 * Selección del equipo y notificación**


 * Responsable/s:**
 * Coordinador del proyecto** || **10**


 * Reunión inicial de coordinación**
 * **Reparto de tareas**
 * **Team-Building**
 * **Exposición de las fases del proyecto y plazos**
 * **Resultados esperados**
 * **Metodología de trabajo**
 * **Misión, visión y valores del proyecto**


 * Participación de todos los profesionales implicados en el proyecto**


 * Responsable/s:**
 * Coordinador del proyecto** || **11** ||
 * **14 **


 * Entrega de la propuesta metodológica**


 * **Contextualización de la actividad formativa**
 * **Recursos pedagógicos**
 * **Objetivos de aprendizaje**
 * **Asignaturas propuestas para el grado**
 * **Elementos de comunicación docente-discentes necesarios**


 * Responsable/s:**
 * Coordinador del proyecto**
 * Diseñador Instruccional** || **15**


 * Comienzo de desarrollo de contenidos**


 * **Diseñar los contenidos en base a objetivos de aprendizaje**
 * **Crear material didáctico para cada asignatura**
 * **Casos prácticos**
 * **Criterios de ejecución**
 * **Contenidos Multimedia**


 * Se abordará desde una perspectiva práctica el Grado (Learn By Doing) intentando proveer a los alumnos de un contexto de aprendizaje análogo al que se encontrarán en su desempeño real**


 * Responsable/s:**
 * Diseñador Instruccional**
 * Expertos en contenidos (Docentes)**
 * Diseñador gráfico** || **16**


 * Presentación de la perspectiva tecnológica y gráfica al grupo de trabajo y la estructura del Grado**


 * **Inicio del diseño gráfico de la plataforma**
 * **Establecimiento de criterios de usabilidad de la misma y arquitectura del sistema**
 * **Criterios consensuados para la ejecución del proyecto**


 * Responsable/s:**
 * Coordinador del proyecto**
 * Diseñador gráfico**
 * Ingeniero informático** || **17** || **18** ||
 * **21 ** || **22** || **23** || **24**


 * Entrega del boceto gráfico de la plataforma**


 * **Principales pantallas**
 * **Menús**
 * **Aspecto gráfico general**


 * Responsable:**


 * Diseñador gráfico** || **25**


 * Entrega de asignatura modelo BETA**


 * Entrega de una asignatura cómo ejemplo del proyecto. Esta asignatura BETA tendrá que reunir las características fijadas para el desarrollo de los materiales, contenidos y ejercicios, y deberá ir acompañada de su correspondiente Guía Didáctica**


 * Responsable/s:**


 * Diseñador Instruccional**
 * Expertos en contenidos (Docentes)**
 * Diseñador gráfico** ||
 * **26 **


 * Reunión de seguimiento **


 * Se valorará la ejecución de cada profesional y los avances e incidencias de la semana así como posibles desviaciones en los plazos de entrega previstos. **


 * A estas reuniones acudirán todos los participantes y expondrán sus perspectivas **


 * Responsable: **


 * <span style="font-family: Cambria,serif;">Coordinador del proyecto ** || **27**


 * Presentación de la versión 1.0 del aula virtual**


 * **Acciones de mejora**
 * **Aspectos positivos**
 * **Arquitectura interna**
 * **Herramientas de comunicación**
 * **Interfaz de alumno**
 * **Interfaz de docente**
 * **Requisitos mínimos para su funcionamiento**
 * **Adecuación a los criterios internacionales (SCORM, IMS etc.)**


 * <span style="font-family: Cambria,serif;">Responsable: **


 * <span style="font-family: Cambria,serif;">Ingeniero informático ** || **28** || **29** || **30** ||


 * Febrero **
 * **<span style="font-family: Cambria,serif;">Lunes ** || **<span style="font-family: Cambria,serif;">Martes ** || **<span style="font-family: Cambria,serif;">Miércoles ** || **<span style="font-family: Cambria,serif;">Jueves ** || **<span style="font-family: Cambria,serif;">Viernes ** ||
 * **<span style="font-family: Cambria,serif;">2 **


 * <span style="font-family: Cambria,serif;">Reunión de seguimiento **


 * <span style="font-family: Cambria,serif;">Se valorará la ejecución de cada profesional y los avances e incidencias de la semana así como posibles desviaciones en los plazos de entrega previstos. **


 * <span style="font-family: Cambria,serif;">A estas reuniones acudirán todos los participantes y expondrán sus perspectivas **


 * <span style="font-family: Cambria,serif;">Responsable: **


 * <span style="font-family: Cambria,serif;">Coordinador del proyecto ** || **3** || **4**


 * Entrega del diseño gráfico final de la plataforma** || **5** || **6** ||
 * **<span style="font-family: Cambria,serif;">9 **


 * Test de funcionamiento del aula virtual. Fecha de entrega**


 * Responsable:**


 * Ingeniero informático** || **10**


 * Reunión de seguimiento**


 * Se valorará la ejecución de cada profesional y los avances e incidencias de la semana así como posibles desviaciones en los plazos de entrega previstos.**


 * A estas reuniones acudirán todos los participantes y expondrán sus perspectivas**


 * Responsable:**


 * Coordinador del proyecto** || **11**


 * Entrega de la guía metodológica del grado y uso de la plataforma**


 * Incluye la Guía de todas y cada una de las asignaturas**


 * Responsable/s:**
 * Diseñador Instruccional** || **12** || **13** ||
 * **<span style="font-family: Cambria,serif;">16 **


 * Entrega versión final del entorno virtual con diseño gráfico integrado**


 * Responsable:**
 * Ingeniero informático**
 * Diseñador gráfico** || **17**


 * Reunión de seguimiento**


 * Se valorará la ejecución de cada profesional y los avances e incidencias de la semana así como posibles desviaciones en los plazos de entrega previstos.**


 * A estas reuniones acudirán todos los participantes y expondrán sus perspectivas**


 * Responsable:**


 * Coordinador del proyecto** || **18** || **19**


 * Entrega de contenidos**


 * Responsable/s:**
 * Diseñador Instruccional**
 * Expertos en contenidos (Docentes)**
 * Diseñador gráfico** || **20**


 * Montaje y maquetación de contenidos en la plataforma virtual**


 * Responsable/s**


 * Diseñador gráfico**
 * Ingeniero informático**
 * Diseñador instruccional** ||
 * **<span style="font-family: Cambria,serif;">21 **


 * Reunión de seguimiento**


 * Se valorará la ejecución de cada profesional y los avances e incidencias de la semana así como posibles desviaciones en los plazos de entrega previstos.**


 * A estas reuniones acudirán todos los participantes y expondrán sus perspectivas**


 * En esta reunión final se expondrá un plan de trabajo detallado de las tareas a realizar durante la fase de pruebas de la plataforma por los profesionales, además se expondrán los puntos que deben acometerse con mayor urgencia**


 * Responsable:**


 * Coordinador del proyecto**


 * Montaje y maquetación de contenidos en la plataforma virtual**


 * Responsable/s**


 * Diseñador gráfico**
 * Ingeniero informático**
 * Diseñador instruccional** || **22**


 * Montaje y maquetación de contenidos en la plataforma virtual**


 * Responsable/s**


 * Diseñador gráfico**
 * Ingeniero informático**
 * Diseñador instruccional** || **23**


 * Fase de pruebas**


 * **Test de velocidad**
 * **Test de usabilidad**
 * **Test de utilidad de los ejercicios**
 * **Test de errores**
 * **Test de calidad de los contenidos**
 * **Test de herramientas de comunicación**
 * **Test de interfaz gráfica y diseño**


 * Corrección de errores**


 * Responsable:**
 * Coordinador del proyecto. Éste analizará las pruebas realizadas y según los errores detectados los enviará para su corrección a cada profesional según las funciones definidas en el proyecto** || **24**
 * Fase de pruebas**


 * **Test de velocidad**
 * **Test de usabilidad**
 * **Test de utilidad de los ejercicios**
 * **Test de errores**
 * **Test de calidad de los contenidos**
 * **Test de herramientas de comunicación**
 * **Test de interfaz gráfica y diseño**


 * Corrección de errores**


 * Responsable:**
 * Coordinador del proyecto. Éste analizará las pruebas realizadas y según los errores detectados los enviará para su corrección a cada profesional según las funciones definidas en el proyecto** || **25**
 * Fase de pruebas**


 * **Test de velocidad**
 * **Test de usabilidad**
 * **Test de utilidad de los ejercicios**
 * **Test de errores**
 * **Test de calidad de los contenidos**
 * **Test de herramientas de comunicación**
 * **Test de interfaz gráfica y diseño**


 * Corrección de errores**


 * Responsable:**
 * Coordinador del proyecto. Éste analizará las pruebas realizadas y según los errores detectados los enviará para su corrección a cada profesional según las funciones definidas en el proyecto** ||
 * **<span style="font-family: Cambria,serif;">28 **


 * <span style="font-family: Cambria,serif;">Versión final 1.0 del Grado Multimedia de la UOC **
 * <span style="font-family: Cambria,serif;">Presentación al grupo de trabajo el proyecto final entregado a falta de modificaciones o versiones de actualización **


 * <span style="font-family: Cambria,serif;">Responsable: **
 * <span style="font-family: Cambria,serif;">Coordinador del proyecto ** ||  ||   ||   ||   ||


 * Marzo **
 * **<span style="font-family: Cambria,serif;">Lunes ** || **<span style="font-family: Cambria,serif;">Martes ** || **<span style="font-family: Cambria,serif;">Miércoles ** || **<span style="font-family: Cambria,serif;">Jueves ** || **<span style="font-family: Cambria,serif;">Viernes ** ||
 * **<span style="font-family: Cambria,serif;">Febrero ** || **1**


 * Presentación y entrega del proyecto de Graduado Multimedia ante responsables de la UOC adaptado a los criterios del Espacio de Enseñanza Superior Europeo**


 * Responsable:**
 * Coordinador del proyecto** ||  ||   ||   ||